\chapter{Projektplanung}
\label{cha:projektplanung}
Gemäss dem Reglement des Studiengangs Informatik beträgt der Aufwand für die Fertigstellung einer Bachelorthesis insgesamt mindestens 360 Stunden.
Der nachfolgende Zeitplan und die Aufwandsschätzung richten sich nach dieser Vorgabe.

\section{Meilensteine und grober Zeitplan}
\label{sec:meilensteine_und_grober_zeitplan}
\autoref{tab:meilensteine} beinhaltet den groben Zeitplan und die wichtigsten Meilensteine der Bachelorthesis.
Die Meilensteine ergeben sich aus den aktuell bekannten Abgabeterminen. Diese bestimmen die Rahmenbedingungen für den groben Zeitplan.
\begin{longtable}{c c l}
\caption{Meilensteine und grober Zeitplan}\label{tab:meilensteine} \\
   \hline
   \textbf{Meilenstein} & \textbf{Datum} & \textbf{Bezeichnung}\\\hline
   \multirow {4}*{M1} & 05.12.2011 & Einreichen der Aufgabenstellung\\
                      & 06.12.2011 & Freigabe durch Studiengangleitung\\
                      & 14.12.2011 & Kick-Off Meeting\\
                      & 17.12.2011 & Protokoll Kick-Off Meeting\\\hline
   \multirow {5}*{M2} & Januar 2012 & Projektbeschreibung\\
                      & Januar 2012 & Grundlagen\\
                      & Februar 2012 & Anforderungsanalyse\\
                      & Februar 2012 & Konzept\\
                      & März 2012 & Proof of Concept\\\hline
   \multirow {4}*{M3} & 28.03.2012 & Design-Review Meeting\\
                      & 04.04.2012 & Protokoll Design-Review Meeting\\
                      & April 2012 & Review\\
                      & April 2012 & Korrekturen, Finish, Präsentation\\\hline
                  M4  & Mitte April 2012 & Abgabe Bachelorthesis\\\hline
                  M5  & Ende April 2012 & Abschlusspräsentation\\\hline
\end{longtable}

\section{Aufwandsschätzung}
\label{sec:meilensteine_und_grober_zeitplan}
Die initial geschätzten Aufwände für jede Teilaufgabe wurden während der Bearbeitungszeit fortlaufend überprüft. Daher enthält die nachfolgende \autoref{tab:aufwandsschaetzung} für jede Teilaufgabe den geschätzten Aufwand und die effektiv aufgewendete Zeit in Stunden.
\begin{longtable}{l c c }
\caption{Aufwandsschätzung}\label{tab:aufwandsschaetzung} \\
   \hline
   \textbf{Teilaufgabe} & \textbf{Aufwand (geschätzt)} & \textbf{Aufwand (effektiv)}\\\hline\rowcolor[gray]{0.9}
   Aufgabenstellung erfassen & 2h & 2h \\
   Meetings, Koordination & 5h & 7h \\\rowcolor[gray]{0.9}
   Projektplanung & 3h & 3h \\
   Analyse der Aufgabenstellung & 5h & 3h \\\rowcolor[gray]{0.9}
   Erarbeitung der Grundlagen & 60h & 70h \\
   Anforderungsanalyse & 40h & 40h\\\rowcolor[gray]{0.9}
   Konzept & 120h & 130h \\
   Proof of Concept & 70h & 80h\\\rowcolor[gray]{0.9}
   Review & 15h & 15h\\
   Abschluss Dokumentation & 40h & 30h \\
   \hline
   \vspace{-14pt} & &\\
   \hline
   \textbf{Total} & \textbf{360h} & \textbf{380h}\\
   \hline
\end{longtable}

